# v4.1 收敛整改后第三轮全面复审报告

- 版本：v1.0
- 日期：2026-03-18
- 对照基线：`v4_1_baseline_convergence_checklist_2026-03-18.md`
- 结论级别：`CONDITIONAL GO`

---

## 1. 结论摘要

1. 本轮已完成主要 P0 收敛项，原先阻断实施的核心矛盾基本关闭。
2. 规划路线、接管指标口径、WBS边界、任务依赖已显著收敛。
3. 仍存在少量非阻断残余项（主要是门禁文档单点化与测试栈对齐），建议在首周内补齐。

---

## 2. P0 收敛复核结果

| ID | 状态 | 复核结论 |
|---|---|---|
| BL-001 版本命名统一 | ✅ 通过 | 新增 `v4.1` 主基线文件，旧 `v3` 文件改为历史跳转 |
| BL-002 阶段时间线统一 | ✅ 通过 | S0 统一为 12 周（2026-03-18 至 2026-06-08） |
| BL-003 S2 目标值统一 | ✅ 通过 | 终验口径统一为全供应商 >=60%、国内=100%，弹性仅作过程预警 |
| BL-004 主路径端点统一 | ✅ 通过 | 执行方案与 SQL 统一为 canonical 端点集合并说明 alias 归一 |
| BL-005 国内平台来源统一 | ✅ 通过 | `cn_platforms` 改为配置表 `gateway_cn_platforms` 来源 |
| BL-006 WBS 边界修正 | ✅ 通过 | S0 文档中的目标命名与验收命名已去歧义；重复任务已改为跨Track治理任务 |
| BL-007 依赖拓扑重排 | ✅ 通过 | 已修复关键倒挂（SEC-009/UXR-001/TST-001/TST-002/GAT-002） |
| BL-008 安全 SQL 方言统一 | ✅ 通过 | 安全审计 SQL 示例已切换 PostgreSQL 语法 |
| BL-009 责任实名化 | ✅ 通过 | 角色映射升级为实名RACI并纳入 on-call |
| BL-010 验收门禁唯一化 | ⚠️ 部分通过 | 口径冲突已显著减少，但“唯一门禁表”仍建议单独固化成独立文档 |

---

## 3. 关键证据（文件与行）

1. 主基线与周期/口径统一：
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:3`
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:110`
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:391`
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:398`
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:399`
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:400`
2. 历史版本降级为兼容引用：
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v3_2026-03-18.md:5`
   - `llm_gateway_subapi_evolution_plan_v3_2026-03-18.md:13`
3. WBS 阶段边界与重复任务修复：
   - `s0_wbs_detailed_v1_2026-03-18.md:15`
   - `s0_wbs_detailed_v1_2026-03-18.md:410`
   - `s0_wbs_detailed_v1_2026-03-18.md:420`
4. 依赖倒挂修复与实名RACI：
   - `subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:20`
   - `subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:31`
   - `subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:71`
   - `subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:107`
   - `subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:109`
   - `subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:110`
   - `subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:113`
5. 指标口径与平台分类来源统一：
   - `router_core_takeover_execution_plan_v3_2026-03-17.md:31`
   - `router_core_takeover_metrics_sql_dashboard_v1_2026-03-17.md:99`
   - `router_core_takeover_metrics_sql_dashboard_v1_2026-03-17.md:111`
   - `router_core_takeover_metrics_sql_dashboard_v1_2026-03-17.md:392`
6. 安全 SQL 方言收敛：
   - `security_solution_v1_2026-03-18.md:51`
   - `security_solution_v1_2026-03-18.md:78`
   - `security_solution_v1_2026-03-18.md:113`

---

## 4. 残余风险（非阻断）

1. 验收阈值仍分散在多文档，建议新增“唯一门禁表”文档并由其他文档只引用。
2. `test_plan_design` 仍偏 Python 示例，与 Go 主实现栈存在偏差，建议首周收敛。
3. `technical_architecture_design` 仍包含较重组件组合，建议在 S0/S1 明确最小可运营栈并设触发式扩容条件。

---

## 5. 实施建议

1. 可按 `CONDITIONAL GO` 进入实施，但以 v4.1 主基线作为唯一执行口径。
2. 首周优先完成以下两项：
   - 输出“唯一验收门禁表（单文档）”；
   - 输出“Go 主测试链路对齐版测试方案”。
3. 每周例会固定核对：时间线、接管率口径、依赖拓扑、证据包完整性。

