# 规划设计四专家联合评审报告（技术/测试/业主/UIUX）

- 版本：v1.0
- 日期：2026-03-25
- 评审对象：规划与设计主链路（PRD、技术方案、测试方案、供应侧设计、门禁任务单）
- 评审角色：
  - 技术专家（架构与安全）
  - 测试专家（质量与验证）
  - 业主专家（业务与运营）
  - UI/UX 设计专家（可用性与一致性）

---

## 1. 评审结论

综合结论：**CONDITIONAL GO（需按本报告整改项闭环后进入 GO）**

理由：
1. SSOT、凭证边界、SUP 门禁链路已建立，主干方向正确。
2. 仍缺“技术细节可执行深度 + 测试分层闭环 + UI/UX 统一规范”的系统化补强。
3. 需要把四类专家建议沉淀为可追踪文档和任务，而不仅是评语。

---

## 2. 专家详细结论

## 2.1 技术专家评审

### 优点

1. 凭证边界红线清晰（M-013~M-016）并已进入 Gate。
2. 供应侧按钮级 PRD 与 OpenAPI 草案已建立映射。
3. PostgreSQL 执行 DDL 已落地，减少方言漂移。

### 问题

1. `P0`：关键写路径缺“幂等键 + 并发竞争策略”显式规范（创建账号/发布套餐/发起提现）。
2. `P1`：缺“领域不变量”统一定义，状态机正确性依赖实现约定。
3. `P1`：缺“SLO/error budget 与供应侧页面流程”的直接映射。

### 建议

1. 增加《供应侧技术设计增强版》：明确幂等、并发锁、事务边界、不变量。
2. 增加 request_id + idempotency_key 双键规范，并绑定审计事件。
3. 增加失败注入与回滚策略（资金、库存、状态机）。

## 2.2 测试专家评审

### 优点

1. UI-SUP 与 SEC-SUP 用例已可执行，证据模板已落地。
2. SUP-004~SUP-007 已并入任务单，可追踪。

### 问题

1. `P0`：缺测试追踪矩阵（Requirement -> API -> Test -> Metric -> Gate）。
2. `P1`：缺性能、可靠性、并发冲突、幂等重放的明确覆盖计划。
3. `P1`：缺测试数据治理策略（固定样本、脱敏样本、回放样本）。

### 建议

1. 输出《供应侧测试方案增强版》并落完整追踪矩阵。
2. 为提现/结算链路增加并发与重放专项（防双扣、防跳态）。
3. 增加 flaky 预算与重试上限治理。

## 2.3 业主专家评审

### 优点

1. 业务链路已统一：用户A供给 -> 平台 -> 用户B购买服务。
2. 资金链路与争议链路已有基础定义。

### 问题

1. `P0`：缺“业主视角 SLA 看板口径”与交付承诺一体化定义。
2. `P1`：缺“异常赔付、申诉、人工介入”的时限与分级规则细则。
3. `P1`：缺“版本生效说明”与“变更公告模板”。

### 建议

1. 在测试与门禁中加入业主验收条款：时效、可解释性、申诉闭环。
2. 固化客户沟通模板与运维公告模板。

## 2.4 UI/UX 设计专家评审

### 优点

1. 已有按钮级规格，具备实现基础。
2. 已定义错误码映射与审计事件字段。

### 问题

1. `P0`：缺 UI/UX 统一规范文档（信息架构、交互规则、可访问性）。
2. `P1`：缺空态/异常态/权限态的完整可视稿级标准。
3. `P1`：缺设计验收清单（Design QA Checklist）。

### 建议

1. 输出《供应侧 UI/UX 设计规范》。
2. 增加 A11y 基线（键盘操作、焦点可见、对比度、错误可读）。
3. 明确组件层规范（按钮优先级、危险操作、确认弹窗）。

---

## 3. 统一整改清单（跨专家合并）

| ID | 级别 | 整改项 | Owner | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| XR-001 | P0 | 供应侧技术设计增强（幂等/并发/不变量/事务边界） | ARCH + PLAT | 2026-03-26 |
| XR-002 | P0 | 供应侧测试方案增强（追踪矩阵 + 并发重放专项） | QA + ARCH | 2026-03-27 |
| XR-003 | P0 | 供应侧 UI/UX 规范与设计验收清单 | 产品 + UIUX | 2026-03-27 |
| XR-004 | P1 | 业主 SLA/申诉/赔付规则细化并纳入验收 | 产品 + CS + FIN | 2026-03-28 |
| XR-005 | P1 | 复核并回写任务单与决议文档引用链 | PMO + ARCH | 2026-03-28 |

---

## 4. 复审准入条件

满足以下全部条件后，可由 `CONDITIONAL GO` 转为 `GO`：

1. XR-001~XR-003 全部完成并被引用到任务单。
2. SUP-004~SUP-007 有真实执行证据，不是模板空表。
3. M-013~M-016 实测达标且无 P0 未关闭。
