# 蚊子系统项目状态报告

**生成时间**: 2026-03-02
**当前分支**: task-1-exception-handling
**构建状态**: ✅ BUILD SUCCESS

---

## 📊 项目概览

**蚊子传播系统** 是一个病毒式营销裂变传播SaaS平台，旨在帮助企业降低获客成本50%以上，实现可追踪、可量化的用户增长。

### 核心指标

- **源代码文件**: 94个Java文件
- **测试文件**: 70个测试类
- **测试用例**: 1266个（全部通过 ✅）
- **数据库迁移**: 20个Flyway脚本
- **JPA实体**: 11个
- **Repository**: 11个
- **异常类**: 11个

### 测试覆盖率

| 类型 | 覆盖率 | 状态 |
|------|--------|------|
| **指令覆盖率** | 81.89% (8538/10426) | ✅ 超过65%阈值 |
| **行覆盖率** | 88.48% (2059/2327) | ✅ 优秀 |
| **分支覆盖率** | 51.55% (333/646) | ⚠️ 需要提升 |

---

## ✅ 已完成功能

### 1. 核心架构 (100%)

- ✅ 统一异常处理（GlobalExceptionHandler）
- ✅ 统一响应封装（ApiResponse）
- ✅ 多环境配置（dev/test/prod）
- ✅ JPA持久化层（11个实体 + 11个Repository）
- ✅ Redis缓存策略（TTL + JSON序列化）
- ✅ Flyway数据库迁移（20个脚本）

### 2. 活动管理模块 (100%)

- ✅ 创建活动 `POST /api/v1/activities`
- ✅ 更新活动 `PUT /api/v1/activities/{id}`
- ✅ 获取活动详情 `GET /api/v1/activities/{id}`
- ✅ JPA持久化集成
- ✅ 完整的单元测试和集成测试

### 3. API密钥管理模块 (100%)

- ✅ 创建API密钥 `POST /api/v1/api-keys`
- ✅ 吊销API密钥 `DELETE /api/v1/api-keys/{id}`
- ✅ 校验API密钥（按ID）`POST /api/v1/api-keys/{id}/use`
- ✅ 校验API密钥（按前缀）`POST /api/v1/api-keys/validate`
- ✅ PBKDF2加密算法
- ✅ 审计字段（created_at/last_used_at/revoked_at）

### 4. 数据分析模块 (100%)

- ✅ 获取排行榜 `GET /api/v1/activities/{id}/leaderboard`
- ✅ 导出排行榜CSV `GET /api/v1/activities/{id}/leaderboard/export`
- ✅ 获取裂变网络图 `GET /api/v1/activities/{id}/graph`
- ✅ 获取仪表盘统计 `GET /api/v1/activities/{id}/stats`
- ✅ Redis缓存优化
- ✅ 定时任务聚合（StatisticsAggregationJob）

### 5. 用户端体验模块 (100%)

- ✅ 短链接生成 `POST /api/v1/internal/shorten`
- ✅ 短链接重定向 `GET /r/{code}`
- ✅ 获取邀请信息 `GET /api/v1/me/invitation-info`
- ✅ 获取邀请好友列表 `GET /api/v1/me/invited-friends`
- ✅ 生成海报（图片/HTML/配置）
- ✅ 完整的服务层实现

### 6. 缓存管理模块 (100%)

- ✅ 清空缓存 `DELETE /api/v1/cache/{cacheName}`
- ✅ 失效缓存键 `DELETE /api/v1/cache/{cacheName}/{key}`
- ✅ 管理令牌认证
- ✅ 限流保护（60次/分钟）

### 7. 质量保障 (100%)

- ✅ 1266个测试用例全部通过
- ✅ JaCoCo覆盖率门禁（65%阈值）
- ✅ 移除Thread.sleep（引入DelayProvider）
- ✅ 无TODO/FIXME/XXX标记
- ✅ Maven构建成功

---

## 🔧 技术栈

### 后端
- **框架**: Spring Boot 3.1.5
- **Java版本**: 17
- **持久化**: Spring Data JPA + Flyway
- **缓存**: Spring Data Redis
- **数据库**: H2 (测试) / PostgreSQL (生产)
- **构建工具**: Maven
- **测试**: JUnit 5 + Mockito + AssertJ

### 配置管理
- **开发环境**: application-dev.yml
- **测试环境**: application-test.yml
- **生产环境**: application-prod.yml

### 安全
- **API密钥加密**: PBKDF2WithHmacSHA256
- **缓存管理**: 令牌认证 + 限流
- **数据加密**: AES-256 (配置项)

---

## 📋 待完成工作

### 优先级 P0（必须完成）

#### 1. 提升分支覆盖率到65%以上
**当前**: 51.55%
**目标**: 65%+
**工作量**: 2-3天

**具体任务**:
- 补充边界条件测试（空值、异常情况）
- 补充if-else分支测试
- 补充异常处理路径测试

#### 2. 依赖治理
**工作量**: 0.5天

**具体任务**:
- 检查是否有未使用的依赖（spring-boot-starter-amqp等）
- 更新依赖版本到最新稳定版
- 添加依赖漏洞扫描

#### 3. API文档完善
**工作量**: 1天

**具体任务**:
- 完善OpenAPI注解（@Operation, @ApiResponse等）
- 生成Swagger UI文档
- 添加请求/响应示例
- 更新docs/api.md

### 优先级 P1（重要）

#### 4. 前端开发 - 管理后台
**工作量**: 2-3周

**具体任务**:
- 活动管理页面（创建/编辑/列表）
- 数据分析仪表盘（图表/排行榜/网络图）
- API密钥管理页面
- 用户权限管理（RBAC）
- 审计日志查看

#### 5. 前端开发 - 用户端
**工作量**: 1-2周

**具体任务**:
- 用户中心页面
- 邀请分享模块（短链接/海报）
- 邀请好友列表
- 奖励明细列表

#### 6. 性能优化
**工作量**: 1周

**具体任务**:
- 数据库索引优化
- 缓存预热策略
- 批量操作优化
- 压力测试（JMeter/Gatling）

### 优先级 P2（可选）

#### 7. 安全加固
**工作量**: 1周

**具体任务**:
- OWASP Top 10检查
- SQL注入防护验证
- XSS防护验证
- CSRF防护
- 敏感数据脱敏

#### 8. 监控和日志
**工作量**: 3-5天

**具体任务**:
- 集成Prometheus + Grafana
- 添加业务指标监控
- 结构化日志（JSON格式）
- 日志聚合（ELK/Loki）
- 告警规则配置

#### 9. CI/CD优化
**工作量**: 2-3天

**具体任务**:
- 优化Woodpecker流水线
- 添加自动化部署
- 添加代码质量检查（SonarQube）
- 添加依赖漏洞扫描
- 添加Docker镜像构建

---

## 🎯 下一步行动计划

### 本周（Week 1）
1. ✅ 修复CacheConfigTest测试失败
2. 🔄 提升分支覆盖率到65%+
3. 🔄 依赖治理和清理

### 下周（Week 2）
1. API文档完善（OpenAPI/Swagger）
2. 性能基准测试
3. 开始前端管理后台开发

### 本月（Month 1）
1. 完成管理后台核心功能
2. 完成用户端核心功能
3. 完成性能优化和压测

---

## 📝 技术债务

### 高优先级
- 分支覆盖率偏低（51.55%）
- 可能存在未使用的依赖

### 中优先级
- 前端完全缺失
- 缺少性能基准数据
- 缺少监控和告警

### 低优先级
- API文档可以更详细
- 缺少E2E测试

---

## 🏆 项目亮点

1. **高质量代码**: 81.89%指令覆盖率，88.48%行覆盖率
2. **完整的测试**: 1266个测试用例，覆盖单元测试和集成测试
3. **规范的架构**: 统一异常处理、统一响应封装、多环境配置
4. **安全设计**: PBKDF2加密、令牌认证、限流保护
5. **可维护性**: 清晰的分层架构、完整的数据库迁移脚本
6. **性能优化**: Redis缓存、定时任务聚合

---

## 📞 联系方式

如有问题，请查看：
- API文档: `docs/api.md`
- 产品需求: `docs/PRD.md`
- 任务清单: `docs/tasks-2025-09-30.md`
