# 🦟 蚊子项目 - 详细任务清单

**清单日期**: 2026-01-21  
**基于方案**: OPTIMIZATION_PLAN_2026-01-21.md  
**任务总数**: 68项  
**负责人**: DevOps团队 + 开发团队

---

## 📋 任务概览

### 优先级分布

| 优先级 | 任务数量 | 预估工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|------|
| 🔴 P0 | 24项 | 15人日 | 🔄 进行中 |
| 🟡 P1 | 20项 | 10人日 | ⏳ 未开始 |
| 🟢 P2 | 15项 | 8人日 | ⏳ 未开始 |
| 🟵 P3 | 9项 | 5人日 | ⏳ 未开始 |

---

## 🔴 P0级任务（阻碍上线）

### 阶段1：核心业务逻辑修复

#### [P0-001] 优惠券发放系统实现
**负责人**: 后端团队A  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 3人日  
**截止日期**: Day 3

**子任务**:
- [ ] [P0-001-1] 设计优惠券数据库表结构 (0.5人日)
- [ ] [P0-001-2] 实现CouponService核心逻辑 (1人日)
- [ ] [P0-001-3] 开发CouponController API接口 (0.5人日)
- [ ] [P0-001-4] 集成优惠券验证逻辑 (1人日)

**交付物**:
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/CouponService.java`
- `src/main/java/com/mosquito/project/controller/CouponController.java`
- `src/main/resources/db/migration/V22__Add_coupon_tables.sql`

**验收标准**:
- ✅ 优惠券批次验证正常
- ✅ 发放记录准确追踪
- ✅ 防重复发放机制
- ✅ 单元测试覆盖率 ≥ 90%

---

#### [P0-002] 霟实数据统计聚合
**负责人**: 后端团队A  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 2人日  
**截止日期**: Day 4

**子任务**:
- [ ] [P0-002-1] 移除StatisticsAggregationJob中的随机数逻辑 (0.5人日)
- [ ] [P0-002-2] 实现RealTimeStatsService真实统计 (1人日)
- [ ] [P0-002-3] 添加多维度统计指标 (0.5人日)

**交付物**:
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/RealTimeStatsService.java`
- `src/main/java/com/mosquito/project/domain/ActivityStats.java`
- 重构后的`StatisticsAggregationJob.java`

**验收标准**:
- ✅ 所有统计数据基于真实业务数据
- ✅ 实时统计准确性验证
- ✅ 性能测试达标
- ✅ 统计指标完整性

---

#### [P0-003] 多级奖励规则持久化
**负责人**: 后端团队B  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 2人日  
**截止日期**: Day 4

**子任务**:
- [ ] [P0-003-1] 修改MultiLevelRewardRule实体支持持久化 (0.5人日)
- [ ] [P0-003-2] 重构ActivityService保存规则逻辑 (1人日)
- [ ] [P0-003-3] 实现规则版本管理 (0.5人日)

**交付物**:
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/MultiLevelRewardService.java`
- `src/main/resources/db/migration/V23__Fix_multi_level_reward_persistence.sql`

**验收标准**:
- ✅ 多级规则正确保存到数据库
- ✅ 规则计算逻辑准确
- ✅ 版本管理功能完整
- ✅ 向后兼容性保证

---

#### [P0-004] 短链接追踪逻辑完善
**负责人**: 后端团队B  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 2人日  
**截止日期**: Day 5

**子任务**:
- [ ] [P0-004-1] 完善ShortLinkController点击记录 (0.5人日)
- [ ] [P0-004-2] 实现InvitationChainService邀请链追踪 (1人日)
- [ ] [P0-004-3] 集成实时统计更新 (0.5人日)

**交付物**:
- `src/main/java/com/mosquito/project/controller/EnhancedShortLinkController.java`
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/InvitationChainService.java`

**验收标准**:
- ✅ 点击追踪100%准确记录
- ✅ 邀请关系完整建立
- ✅ 追踪数据实时更新
- ✅ 性能满足高并发需求

---

#### [P0-005] 成本追踪模块开发
**负责人**: 后端团队C  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 3人日  
**截止日期**: Day 6

**子任务**:
- [ ] [P0-005-1] 设计成本追踪数据模型 (0.5人日)
- [ ] [P0-005-2] 实现CostTrackingService核心逻辑 (1.5人日)
- [ ] [P0-005-3] 开发ROICalculationService (1人日)

**交付物**:
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/CostTrackingService.java`
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/ROICalculationService.java`
- `src/main/resources/db/migration/V24__Add_cost_tracking_tables.sql`

**验收标准**:
- ✅ 成本数据准确记录
- ✅ ROI计算逻辑正确
- ✅ 预算控制机制有效
- ✅ 成本分析报告完整

---

### 阶段2：风控和安全强化

#### [P0-006] 防刷单机制完善
**负责人**: 安全团队  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 3人日  
**截止日期**: Day 8

**子任务**:
- [ ] [P0-006-1] 实现DeviceFingerprintService设备指纹 (1人日)
- [ ] [P0-006-2] 开发BehaviorAnalysisService行为分析 (1人日)
- [ ] [P0-006-3] 完善RuleEngineService规则引擎 (1人日)

**交付物**:
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/AntiFraudService.java`
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/DeviceFingerprintService.java`
- `src/main/java/com/mosquito/project/service/BehaviorAnalysisService.java`

**验收标准**:
- ✅ 设备指纹准确识别
- ✅ 异常行为模式检测
- ✅ 实时规则引擎响应
- ✅ 防刷准确率 ≥ 95%

---

#### [P0-007] API密钥安全优化
**负责人**: 安全团队  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 1人日  
**截止日期**: Day 6

**子任务**:
- [ ] [P0-007-1] 缩短API密钥前缀至8位 (0.3人日)
- [ ] [P0-007-2] 增强速率限制算法 (0.4人日)
- [ ] [P0-007-3] 添加异常访问检测 (0.3人日)

**交付物**:
- 修改后的`ApiKeyAuthInterceptor.java`
- 更新的`RateLimitInterceptor.java`

**验收标准**:
- ✅ API密钥前缀长度符合安全标准
- ✅ 速率限制算法优化
- ✅ 异常访问准确检测
- ✅ 安全测试通过

---

#### [P0-008] 硬编码加密密钥修复
**负责人**: DevOps团队  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 0.5人日  
**截止日期**: Day 2

**子任务**:
- [ ] [P0-008-1] 移除硬编码加密密钥 (0.2人日)
- [ ] [P0-008-2] 配置环境变量注入 (0.2人日)
- [ ] [P0-008-3] 更新所有部署环境配置 (0.1人日)

**交付物**:
- 更新后的`application.properties`
- 环境变量配置文档
- 部署脚本更新

**验收标准**:
- ✅ 所有硬编码密钥移除
- ✅ 环境变量正确配置
- ✅ 部署成功验证
- ✅ 安全扫描通过

---

### 阶段3：前端界面开发

#### [P0-009] 管理后台开发
**负责人**: 前端团队A  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 4人日  
**截止日期**: Day 9

**子任务**:
- [ ] [P0-009-1] 搭建Vue 3管理后台框架 (1人日)
- [ ] [P0-009-2] 开发活动管理CRUD页面 (1人日)
- [ ] [P0-009-3] 实现数据可视化看板 (1人日)
- [ ] [P0-009-4] 开发用户管理功能 (1人日)

**交付物**:
- `frontend/admin/src/views/Dashboard.vue`
- `frontend/admin/src/views/ActivityManagement.vue`
- `frontend/admin/src/views/UserManagement.vue`

**验收标准**:
- ✅ 所有管理功能正常使用
- ✅ 数据可视化准确展示
- ✅ 响应式设计适配移动端
- ✅ 前端测试覆盖率 ≥ 80%

---

#### [P0-010] 用户端H5开发
**负责人**: 前端团队B  
**优先级**: 🔴 **紧急**  
**预估工时**: 4人日  
**截止日期**: Day 10

**子任务**:
- [ ] [P0-010-1] 搭建Vue 3 H5基础框架 (1人日)
- [ ] [P0-010-2] 开发邀请页面 (1人日)
- [ ] [P0-010-3] 实现分享页面 (1人日)
- [ ] [P0-010-4] 开发个人中心页面 (1人日)

**交付物**:
- `frontend/h5/src/views/InvitePage.vue`
- `frontend/h5/src/views/SharePage.vue`
- `frontend/h5/src/views/ProfilePage.vue`

**验收标准**:
- ✅ H5页面功能完整
- ✅ 分享流程顺畅体验
- ✅ 移动端优化良好
- ✅ 性能满足要求

---

## 🟡 P1级任务（影响体验）

### 阶段4：运维和监控

#### [P1-001] 完善运维自动化
**负责人**: DevOps团队  
**优先级**: 🟡 **高**  
**预估工时**: 3人日  
**截止日期**: Week 2

**子任务**:
- [ ] [P1-001-1] 完善Docker Compose配置 (1人日)
- [ ] [P1-001-2] 实现数据库自动备份 (1人日)
- [ ] [P1-001-3] 配置CI/CD自动化 (1人日)

**交付物**:
- `docker-compose.prod.yml`
- `scripts/backup-database.sh`
- `.github/workflows/deploy.yml`

**验收标准**:
- ✅ 一键部署成功
- ✅ 自动备份正常运行
- ✅ CI/CD流程完整
- ✅ 部署时间 < 5分钟

---

#### [P1-002] 业务监控指标实现
**负责人**: DevOps团队  
**优先级**: 🟡 **高**  
**预估工时**: 2人日  
**截止日期**: Week 2

**子任务**:
- [ ] [P1-002-1] 实现BusinessMetrics指标埋点 (1人日)
- [ ] [P1-002-2] 配置Grafana监控看板 (1人日)

**交付物**:
- `src/main/java/com/mosquito/project/metrics/BusinessMetrics.java`
- `grafana/dashboards/business-metrics.json`

**验收标准**:
- ✅ 关键业务指标完整
- ✅ 监控看板可视化良好
- ✅ 告警机制有效
- ✅ 数据准确性验证

---

#### [P1-003] 客户支持工具开发
**负责人**: 前端团队A  
**优先级**: 🟡 **高**  
**预估工时**: 2人日  
**截止日期**: Week 3

**子任务**:
- [ ] [P1-003-1] 开发客户查询工具 (0.5人日)
- [ ] [P1-003-2] 实现问题诊断功能 (0.5人日)
- [ ] [P1-003-3] 开发批量操作功能 (1人日)

**交付物**:
- `frontend/support/src/views/CustomerQuery.vue`
- `frontend/support/src/views/IssueDiagnosis.vue`

**验收标准**:
- ✅ 客服效率提升50%
- ✅ 诊断功能准确有效
- ✅ 批量操作稳定可靠
- ✅ 工具易用性良好

---

### 阶段5：性能优化

#### [P1-004] API性能优化
**负责人**: 后端团队A  
**优先级**: 🟡 **高**  
**预估工时**: 2人日  
**截止日期**: Week 3

**子任务**:
- [ ] [P1-004-1] 数据库查询优化 (1人日)
- [ ] [P1-004-2] 缓存策略优化 (1人日)

**交付物**:
- 优化后的SQL查询
- 更新的缓存配置

**验收标准**:
- ✅ API响应时间 < 200ms
- ✅ 数据库查询性能提升
- ✅ 缓存命中率 > 80%
- ✅ 并发处理能力达标

---

#### [P1-005] 前端性能优化
**负责人**: 前端团队B  
**优先级**: 🟡 **高**  
**预估工时**: 2人日  
**截止日期**: Week 3

**子任务**:
- [ ] [P1-005-1] 实现代码分割和懒加载 (1人日)
- [ ] [P1-005-2] 优化图片资源加载 (1人日)

**交付物**:
- 优化后的前端代码
- 优化后的资源文件

**验收标准**:
- ✅ 首页加载时间 < 2秒
- ✅ 交互响应时间 < 100ms
- ✅ 资源加载优化
- ✅ 用户体验显著提升

---

## 🟢 P2级任务（长期优化）

### 阶段6：架构和功能扩展

#### [P2-001] 微服务架构改造
**负责人**: 架构团队  
**优先级**: 🟢 **中**  
**预估工时**: 8人日  
**截止日期**: Q2

**子任务**:
- [ ] [P2-001-1] 服务拆分设计 (2人日)
- [ ] [P2-001-2] 服务注册发现实现 (3人日)
- [ ] [P2-001-3] 配置中心集成 (3人日)

---

#### [P2-002] 多租户支持
**负责人**: 后端团队  
**优先级**: 🟢 **中**  
**预估工时**: 6人日  
**截止日期**: Q2

**子任务**:
- [ ] [P2-002-1] 租户隔离设计 (2人日)
- [ ] [P2-002-2] 多租户数据迁移 (3人日)
- [ ] [P2-002-3] 租户管理界面 (1人日)

---

#### [P2-003] 高级风控规则引擎
**负责人**: 安全团队  
**优先级**: 🟢 **中**  
**预估工时**: 4人日  
**截止日期**: Q2

**子任务**:
- [ ] [P2-003-1] 规则引擎架构重构 (2人日)
- [ ] [P2-003-2] 机器学习模型集成 (2人日)

---

#### [P2-004] AI智能推荐
**负责人**: AI团队  
**优先级**: 🟢 **中**  
**预估工时**: 5人日  
**截止日期**: Q3

---

## 📊 任务进度跟踪

### 当前进度

| 阶段 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 完成率 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| **P0核心业务** | 0 | 8 | 16 | 0% |
| **P0风控安全** | 0 | 2 | 6 | 0% |
| **P0前端开发** | 0 | 2 | 8 | 0% |
| **P1运维监控** | 0 | 0 | 10 | 0% |
| **P1性能优化** | 0 | 0 | 4 | 0% |
| **P2长期优化** | 0 | 0 | 9 | 0% |

**总体进度**: **0%**

### 本周计划

| 日期 | 计划完成 | 实际完成 |
|------|----------|----------|
| Day 1 | P0-001, P0-008 | - |
| Day 2 | P0-001, P0-008 | - |
| Day 3 | P0-001, P0-002 | - |
| Day 4 | P0-002, P0-003 | - |
| Day 5 | P0-003, P0-004 | - |

---

## 🔧 工具和流程

### 开发工具

- **IDE**: IntelliJ IDEA 2023+
- **版本控制**: Git
- **代码审查**: GitHub PR
- **项目管理**: Jira
- **文档协作**: Confluence

### 质量保证

- **代码规范**: Alibaba Java Code Guidelines
- **测试框架**: JUnit 5 + Mockito
- **代码覆盖率**: JaCoCo
- **静态分析**: SonarQube

### 部署环境

- **开发环境**: Docker Compose
- **测试环境**: Kubernetes
- **预生产环境**: Kubernetes
- **生产环境**: Kubernetes

---

## ✅ 验收标准

### 功能验收

- [ ] 所有P0功能100%实现
- [ ] 用户端到端流程畅通
- [ ] 管理后台功能完整
- [ ] 性能指标达到标准

### 质量验收

- [ ] 单元测试覆盖率 ≥ 90%
- [ ] 集成测试覆盖率 ≥ 80%
- [ ] 安全扫描无高危漏洞
- [ ] 性能测试达标

### 运维验收

- [ ] 生产部署成功
- [ ] 监控告警正常
- [ ] 备份恢复验证
- [ ] 灾难预案完善

---

**任务清单负责人**: DevOps负责人  
**最后更新**: 2026-01-21  
**下次更新**: 每日17:00